 اُن ارلی اصلاح اور اولیش تک تک اتنا بھی جانا ہے۔ ہمیں ایک اصلاح اور اصلاح پرشای کے لئے ہمہارا کرنا ہے۔ ہمیں ایک ایٹیویٹی سے شروع کریں گے اور ایٹیویٹی سے موظف کرتے جائیں گے till we reach the completion of the project تو یہ ساری اس کو ہم فورورٹ پاس کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہم فورورٹ پاس کرتے ہیں تو ارلیس سٹارٹ کا جو رول ہے وہ ہے کہ ایک ایک ایکٹیویٹی اس جو ایمیجیت پریڈیسسر او اس ایکٹیویٹی کا جب وہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر یہ ایکٹیویٹی شروع ہو سکتی ہے تو اس کے اندر جو میکسیم ٹائیم ہے ارلیس فینش کا دونوں ایکٹیویٹی یا تین ایکٹیویٹیوں ہیں جو کے مرچ کریں ایکٹیویٹی ان میں سے جو بھی لاڈیس ٹائیم ہوگا ارلیس فینش دو تین ایکٹیویٹی اس کے اندر وہ ہمارا ارلیس سٹارٹ ہوگا نیکس ایکٹیویٹی کا کیونکہ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ جلدی سٹارٹ کردیں جبکہ ایک ایکٹیویٹی ابھی تک فینش نہیں ہوئی تو یہ دو رول جات رکھنے کا ہے کہ ارلیس سٹارٹ اس میکسیم او ارلیس فینسٹ او ایمیجیت پریڈیسسسر جتنے بھی ہم نے دیکھیں ایمیجیت پریڈیسسسر او مجھے ارلیسٹ فینسٹ جو جن کا بھی میکسیم ٹائیم ہے اس کو ہم use کریں گے اس ارلیس سٹارٹ ٹائیم اچھا اس کے اندر ارلیسٹ فینسٹ ٹائیم کا جو رول ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹی کا ارلیس سٹارٹ ٹائیم ہے اس کے اندر میں ایکٹیویٹی ٹائیم اید کرنے گے اور وہ ہمارا ارلیسٹ فینش بن جائے گا for that very ارلیسٹ فینش for the activity is ارلیسٹ start plus the activity time اس کے اندر ایک ہوتی ہے دمی activity جس کو ہم کہتے ہیں start activity یہاں سے ہم اپنا project شروع کر رہے ہیں تو اس کا کوئی time نہیں ہوتا اس کا ارلیسٹ start بھی zero ہے ارلیسٹ finish بھی zero ہے اور اسی طرح لیتر start اور لیتر finish یہ دونوں اس کے zero ہوں گے تو ادھر سے یہ start ہوگی اب اس کے اندرہ یہ ہمارے پاس ڈیاو ہے presidents ڈیبل اور اس کے اندر ہم نے جو دیکھنا ہے جب بھی یہ develop کریں گے تو we look at the immediate predecessor that's how I do it ہم اس کولم کے اندر دیکھتے ہیں کہ کونسی activity ہے جو کہ perform ہوگی تو اس کے بعد یہ activity is perform ہوگی اب ادھر ہم دیکھتے ہیں immediate predecessors میں تو the dash ہے that means کے ان activity سے پہلے کوئی activity perform نہیں ہو رہی what that mean is کہ a اور b جو ہیں یہ دونوں سب سے پہلے perform ہوگی یہ دونوں simultaneously perform ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے ایک ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہیں then we see a is in this column that means a will proceed c c سے پہلے a کمپلیٹ ہوگی تو c شروع ہو سکتی ہے اسی طرح a اور b کمپلیٹ ہوگے تو پھر d شروع ہو سکتی ہے دونوں کو کمپلیٹ ہونا پڑے گا اسی طرح c کمپلیٹ ہوگی تو e ہوگا perform اور c کمپلیٹ ہوگی تو f بھی شروع کی جا سکتی ہے d and e کمپلیٹ ہوگی تو g کی باری آئی گی اور f and g کمپلیٹ ہوگے تو last activity h performance ہوگی تو یہ امارے بیسکلی precedence table ہے جس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ activities اور ان کے predecessors جو ہیں وہ کنسی activities ہیں precedence diagram اگر ہم کنسٹرک کریں تو this is basically the start جو کدمی activity جس کو میں نے کہا اس کے بعد پہلی دو activities are a and b تو اس کے اندر we have a اور a کی جو earliest start ہے that should be the earliest finish of the preceding activity which is 0 تو a کی earliest start is 0 plus activity time so a کی earliest finish becomes 2 اسی طرح اماری جو first activities میں سے ایک اور ہے وہ b ہے so b کیا 3 چاہیے اس کے activity duration اس کی 3 ہے تو اس کا بھی 0 is the start کیونکہ اس سے preceding کا 0 earliest finish تھا اس کے اندر 3 sum کیا تو امارے پاس b کی 3 earliest finish آگیا a کے بعد we have basically c اور c کا جو earliest start ہے وہ a کی earliest finish ہے which is 2 اور 2 plus 2 is 4 for c اسی طرح جو d ہے اس سے پہلے a اور b دونوں ہونا چاہیے تو یہ ہمارے دونوں آروز آگئے اور اس کے اندر ہمارے جو earliest start ہے وہ ہم نے basically کہا تھا کہ ہم largest of the 2 values لیں گے تو اس میں b کے earliest finish was 3 a کی earliest finish was 2 تو 3 is higher value so d کا earliest start will be 3 plus 4 is 7 next we go to a c کے ساتھ a c کے بعد e کی باری ہے اور c کا earliest finish is 4 so e کا earliest start will be 4 and its earliest finish will be 8 then we have c سے ہم نے f because c کا earliest finish تا 4 4 plus 3 earliest finish is 7 now we have 2 activities جو کہ precede کریں گی جی کو and that is e and d اور اس کے اندر e کی جو earliest finish is higher than these earliest finish so جی کا earliest start will be 8 and 8 plus 5 is 13 now last activity اس سے پہلے یہ افرجی complete ہوں گی تو پھر h کی باری آئی گی so in case of h اس کے اندر earliest start h کا جو ہے کیوں کہ larger value جی کی ہے تو جی کے earliest finish will be h کی earliest start which is 13 plus 2 is 15 so this project should complete should be able to complete in 15 weeks time اس کے اندر زیادہ لگ سکتا ہے but that is the expected time جو کہ ساری activities کے time دیو میں اس کے بیس کے اوپر 15 weeks کے اندر اس کو یہ complete ہوسکتا ہے تو ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ساری activities کے time دیکھیں تو total 25 تھا لیکن because of this critical path method so in 15 weeks کے اندر یہ complete ہوسکتا ہے project