 تو یہ ہم نے جو دو تکنیکز کی بات کیا ہے اس کے اندر ہم نے نیٹورک دیگرام جوکہ پرسیڈنٹس دیگرام ہے وہ ہم دیویلپ کرتے ہیں ان کے دیویلپ کرنے کے لیے دیرہ two convention جوکے use کیے جاتے ہیں one is activity on node convention other one is activity on arrow یا activity on arc convention یہ دو use کیا جاتے ہیں activity on node and activity on arrow یا activity on arc یہ دیگرام کے اندر یہ شو کرتے تو دیگرام میں اگر node کے اندر آپ کو نظر آئے گا activity abc یا کچھ لیٹرز ہوگا رہا ڈلے وے تو اس کا مطلب ہے this is activity on node convention use کیا جاتے ہیں اور اگر arrows کے اوپر نظر آئے گا that is activity on arrow یا activity on arc convention use کیا جاتے ہیں basically جو activity on arc یا activity on arrow ہے computer کے اندر اگر ہم دیکھیں usually یہ زیادہ memory space لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر nodes زیادہ ہو جاتے ہیں compared to activity on node activity on node کے اندر جتنے activity's ہیں اتنے ہی nodes ہوں گے جبکہ under activity on arc یا arrows اس میں بڑھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر activities دونوں کسیس کے اندر resources کنزوم کرتے ہیں time کنزوم کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہمارا arrows کے اوپر جا نظر آئے گا یا ہم node کے اوپر کریں گے جو activity on arc ہے اس کے اندر nodes جو ہیں وہ basically completion of the activity show کرتے ہیں start and completion of the activity whereas in activity on node arrows جو ہیں وہ precedence show کرتے ہیں کہ کونسی activity کے بعد کونسی activity perform ہونی چاہیے so that is the difference between the two conventions جوکے use کیا جاتے ہیں now اس کے اندر ہم اگر اب دیکھیں تو this is basically activity on node ہم نے node کے اوپر activity ڈالی ہوئی ہے a b c یا تین activities ہیں اور arrows جو ہیں یہ show کر رہے ہیں کہ a پہلے perform ہوگے اس کے بعد b ہوگے اس کے بعد c ہوگے جبکہ اگر ہم activity on arrow کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ nodes جو ہیں یہ basically activity a کا start and finish show کر رہے ہیں جبکہ arrows جو ہیں وہ a arc کے اوپر ہے اسی طرح b arc کے اوپر ہے c arc کے اوپر ہے اور اس کے اندر اگر اب دیکھیں تو ایدر صرف تین nodes چاہیے جبکہ activity on arc کے اندر چار nodes چاہیے nodes کے بیسسس کے اوپر usually جو program میں computer کے اندر وہ memory کنزوم کرتا ہے تو node کے بیسس کے پر ایدر activity and arrow جو ہے وہ زیادہ اس کے nodes ہوتے تو اس کے memory بھی زیادہ اس کے لئے ضرورت ہوتی ہے let's look at another example اس کے اندر یہ example show کر رہی ہے کہ a اور b جب تک دونوں complete نہیں ہوں گے ہم c شروع نہیں کر سکتے even if a جلدی complete ہو جائے لیکن کیونکہ b complete نہیں ہوا تو b completion کے بعد ہی ہم c شروع کر سکیں گے اسی کو اگر ہم activity on arrow کا convention دیکھیں تو this is activity on arrow اور اس کے اندر again there are 4 nodes with 3 arrows جبکہ activity on node ہے اس کے اندر 3 nodes ہے اور 2 arrows ہیں تو یہ ان کے اندر difference show ہو رہا ہے third example it is basically کہ a complete ہوگا تو b اور c دونوں شروع ہو سکتے ہیں so because there is no relationship between b and c تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کون سا پہلے ہوگا کون سا بعد میں ہوگا دونوں a کی completion کے بعد دونوں پہ کام شروع ہو سکتے simultaneously اور اس کے representation in activity on arc یہ دیوی ہے there is another one example and that is basically this one shows کہ there are 2 activities جوکہ پہلے پرفوم ہونی ہیں اب یہ دونوں complete ہوگی تو پھر ہی اگلی دو شروع ہو سکتے ہیں which is c and d مطلب ہے کہ a جو ہے وہ c سے پہلے بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے اور d سے پہلے بھی ہونی چاہیے اسی طرح بھی جو ہے وہ c سے پہلے بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے اور d سے پہلے بھی ہونی چاہیے so that means کہ a اور b دونوں کو کمپلیٹ ہونہ لازمی ہے before the other 2 activities c and d شروع ہو سکیں اور اس کو اگر ہم دیکھیں activity on arc والے convention میں so that is activity on arc اگر پہلے پر 4 بھی ہونے ہیں اور 5 بھی نوڈیں باقی اروز دونوں کی 1 برابر ہیں 4 آہ another example is this one ای اس کے اندر c will be will start after the completion of a and b both but d will start only after completion of b اس میں ایک کوئی رول نہیں ہے that means کہ d ہم start کر سکنے کیا کہ اگر بی پہلے کمپلیٹ ہو گیا اور سی جو start صرف اسی وقت ہوگا کہ بی بیشپ پہلے کمپلیٹ ہو جائے جب تک اے کمپلیٹ نہیں ہوگا تو سی کو ہم تچ بھی نہیں کریں گے لیکن دی جو ہے وہ بی کی کمپلیٹنگے فورا ہم کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم کنوانشن دیکھیں ایکٹیویٹی و اون آرک کا تو اس کے اندر اس کے اس کے اندر اب ایک اشہو آجائے گا اور اس کے اندر آرو جس کو ہم نے بروکن آرو کے طور پر دالا ہوا ہے اور اس اس کیا دمی ایکٹیویٹی جو کے لنک کر رہی ہے یہ بی اور سی کو تو اس کے اندر ہمیں یہ دمی ایکٹیویٹی بھی use کرنی پڑتی ہیں اور اس کے لئے کیونکہ ایک کمپلیٹنگے کے سپیس ممری لی جاتی ہے وہ ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی میں لی جاتی ہے تو اس لیے ایکٹیویٹی اون نورز کو زیادہ use ہم کرتے ہیں اور اسی اس میں project management کے سپٹر میں I will use activity on node کا کنوانشن