 سنیاexc卿 پار expected to follow the standard with crt zweite شٹ do اس کے ان کے ل بو prepares این POL جو بھو nic ان میں ایک ہی جو کرش کوست پر ویک ہے that is the lowest that is $750 اور ہم اس ایک کو one week سے کرش کر سکتے ہیں کیونکہ normal time is two weeks اور اس کو ہم کرش کر کے one week پلے جا سکتے ہیں تو one week کی ہمارے پاس ہے available time جس پر اس کو کرش ہم کر سکتے ہیں تو اس میں ہم نے سب سے پہلے اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ one week at a time ہم نے reduce کرنے ہم نے ایک ساتھ دو week کا time reduce نہیں کرنا تو one week کا کرنے کے لیے ہم نے let's say a کو select کیا اور اس کو ایک week سے reduce کیا تو ہمارا جو critical path کا time ہے a c e g h کا وہ 15 سے 14 weeks ہوگیا لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے ساتھ ہمارا ایک اور critical path ہے that is b d g h وہ بن گیا یہ بھی ایک پات ہے جو کے 14 weeks اس کا بھی time ہے so اب ہمارے پاس دو critical path بن گئے جبکہ ہمارا جو project completion time ہے وہ 14 weeks کا ہم نے اس کو لکر جانے 13 weeks پر تو اب کیا ہوگا کے 13 weeks پر لیے جانے کے لیے ہمیں ایک week دونوں پاس میں سے ایک ایک week کم کرنا ہوگا اس کے بعد ہمارا 13 week کیوں پڑھ سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم a c e g h کا ایک week سے کم کرنے اور b d g h کو نہ کریں تو وہ still it will remain as 14 weeks completion time تو ہمیں دونوں کو کم کرنا پڑے گا یہ ہمارے پاس presidents diagram دیا ہے تو پہلے ہمارا جو تھا this is initial ہمارا پات تھا critical path now we have a new one which is b d g and h اب اس کے اندر project کو crash کرنے اگر ہم دیکھیں تو basically ہمارے جو پنک کلر کے اندر activities ہیں وہ ہماری original critical path کی activities اور yellow ہماری a new activities critical path کی activities ہیں اور اس میں سے دو جو activities ہیں that is g and h یہ کومن ہے دونوں پاس کے so اس کے اندر اب ہم کیا کر سکتے ہم a کو تو reduce نہیں کر سکتے کیونکہ a کا اب ہمارا normal time جو a crash کرنے کے بعد وہ one ہو گیا اور اس کے اندر up time available لیں ہیں تو اب ہم جو کر سکتے ہیں وہ b c d میں سے دو activities ایک پنک والی اور ایک yellow والی ہم reduce کریں تو for example c اور d کو اگر ہم reduce کرتے ہیں تو 1,000 1,000 کی activities ہیں تو 2,000 کا total time total cost آئی گی اور ہمارا جو time ہے وہ reduce ہوگا 13 weeks پر آجائے گا but اس کی جگہ ہم g کو اگر reduce کر لیں تو g کے اندر کیونکہ یہ کومن ہے دونوں پاس کا تو اس کے to reduce کرنے کے وجہ سے دونوں پاس کے time جو ہے وہ 13 weeks پر آجائے گا اور project completion بھی 13 weeks کے اندر complete ہو جائے گا تو reduce ہو جائے گا time اور cost جو ہے وہ 1500 dollar سپائے گی تو اگر ہم اس کو compare کریں پہلے option سے کہ یہ اس کے اندر ہم نے c اور d کو reduce کیا تھا وہ 2,000 کی cost total بن رہی تھی یہاں صرف 1500 dollar کی cost ہمیں پڑھ رہی ہے تو basically ہم نے کیا کرنا ہے پھر اس کے اندر کے فردر ہم نے کیونکہ crash کرنا ہے اور ہمارے پاس دو وہ آگئے ہیں critical path تو دونوں میں سے ایک ایک activity کرنی ہے دونوں میں سے یا تو ہم جیسے میں نے بتایا کہ c اور d کو کرنے کیونکہ ایک original critical path کی activity ہے دوسری new critical path کی activity ہے یا ہم کوئی activity ایسی کر لیں جو کہ common activity دونوں path کی جی ہے تو جی کیونکہ common ہے اور اس کا time جو ہے وہ صرف 1500 دولرز ہے compared to 1,000 کی ان دونوں کا time جو تھا وہ 2,000 total بن رہا تھا تو اس کے مقابلے میں 1500 دولرز کا ہمارا یہ cost پڑھ رہی ہے اور اس سے ہمارا جو project کا time ہے وہ completely ہمارا reduce ہو گیا اور اس کو within 13 weeks کے اندر ہم لے آئے ہیں