 Ja, mein Name ist Tillmann Köberlein, ich bin Finanzdirektor bei der Firma Imerso, aber eben auch ab und zu in Deutschland unterwegs, um die Firma zu präsentieren und zu zeigen, was wir machen. Ja, Technik, die begeistert. Die Firma Imerso, wir sind ein norwegisches Unternehmen, sind aber mittlerweile in 12, 13 Ländern aktiv, von Japan bis Kanada, aber eben unser Hauptkundenstamm ist in Skandinavien. Das ist auch soweit gut, weil Skandinavien ist, was die Verwendung von BIM und SCAN betrifft, wesentlich weiter als Deutschland oder überhaupt der europäischen Markt. Das heißt, die Lösungen, die wir entwickeln, sind mit Kunden dort entwickelt, sind getestet, bevor wir sie dann eben auf innere Märkte bringen und wir wissen eben, dass es funktioniert. Aber was machen wir? Imerso wurde 2015 gegründet und damals war in Norwegen BIM schon vorgeschrieben, staatlich vorgeschrieben. Das heißt, in Norwegen überlegt man sich nicht, plan ich in BIM? Ja, nein, es wird einfach gemacht. Die Vorteile mit der BIM-Planung sind allen klar und so wird es gemacht. Dann haben wir uns angeguckt, naja super, es wird viel in tolle 3D-Modelle investiert und dann geht man damit auf die Baustelle und misst Sachen von Hand nach. Also mit Metastab, im besten Fall mache ich noch Bilder, mache Zeichnungen von Hand, aber das skaliert einfach nicht. Zur gleichen Zeit haben wir gesehen, naja es gibt Laser Scanner, Trimble, Navis, Faro, Leica, die das Laser Scan an sich relativ einfach machen. Und wir haben gedacht, es kann doch nicht sein, dass es keine Lösung gibt, die BIM-Modelle Laser Scans nimmt, die übereinander legt und miteinander abgleicht, um Abweichungen zu finden. Und die Lösung gab es nicht. Das heißt, wir haben uns beim Norwegischen Staat für Forschungsgelder beworben, haben die bekommen und haben genau die Lösung erstellt. Das heißt, was wir machen, wir nehmen BIM-Modelle, IFC, Ravage spielt keine Rolle, Laser Scans als E57-Datei, das heißt eine ganz normale Standard Laser Scan-Datei, lesen die in unsere Software ein, die wird übereinander gelegt und Abweichungen angezeigt. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir die BIM-Modelle einfärben, je nach Objekt, wir können die Punktwolken einfärben und dann eben zum Beispiel Durchbrüche, die immer irgendwie falsch sind, entweder fehlen sie ganz oder sind halt versetzt, falsche Form, falsche Größe. Das erkennt unsere Software automatisch und zeigt eben die Abweichung an. Gut, was wir jetzt hier sehen, ist ein Blick in das BIM-Modell, der Kunde stellt die Toleranz automatisch ein und kriegt dann eben angezeigt, welche Objekte sind vorhanden, aber weichen vom BIM-Plan ab, die werden orange dargestellt. Dann haben wir Objekte, die werden rot dargestellt, das sind Sachen, die auf der Baustelle, also im Laser Scan, fehlen. Kann ich sagen, okay, da muss noch was gemacht werden, also eine Aussparung, ein typisches Beispiel. Der Subunternehmer sagt, ich bin fertig, das kann ich natürlich dem glauben, ich kann aber auch ins BIM-Modell gucken und dann sehen, ne, pass auf, hier im zweiten Obergeschoss fehlen noch zwei Durchbrüche, mach die erst mal und dann geben wir die Zahlung frei. Aber genauso wie wir feststellen können, wo gibt es Abweichung, können wir eben aussehen, was ist den Innerhalt der Toleranz und all das wird dann eben grün dargestellt. Und dadurch, dass unser Algorithmus versteht, welches Objekt im Scan und welches Objekt im BIM ist, können wir eben auch eine automatisierte Liste rausgeben, es ist das, was wir am rechten Rand, am rechten Rand der Folie sehen. Das heißt, das kann ich wie eine To-Do-Liste verwenden, kann mich da durchklicken, dass ich eben sicher gehe, dass ich keine Abweichung übersehe. Also wenn ich jetzt Baumanagement mache und auf der Baustelle kontrollieren will, wie weit bin ich gekommen, dann kann ich irgendwelchen händischen Berichten trauen. Ich kann aber auch einfach da reingucken und sagen, hier gibt es noch zwei, drei Sachen, die müssen gelöst werden, bevor wir eben den nächsten Bauabstand freigeben oder so. Was ich vorher gezeigt habe, war, dass wir das BIM-Modell einfärben. Wir haben aber auch noch andere Möglichkeiten, uns das anzugucken, nämlich die Punktwolke einzufärben. Da sind wir dann, da feben wir jeden Einzelnen dieser Millionenpunkte ein und können dann so Sachen machen, wie Bodenebenheiten feststellen. Also ist mein Boden eben das gleiche gilt für Balkon, leigt sich der Balkon zum Gebäude, das heißt, das ganze Wasser beim Regen fließt mehr ins Wohnzimmer rein oder leigt sich es eben leicht vom Gebäude weg. Das waren so die Anfänger, aber wir machen es jetzt eine Zeit gestern, das heißt, wir haben mit unseren deutschen Kunden dann auch eine Dienstprüfung entwickelt. Können also die DIN 18202 für Bodenebenheiten prüfen. Anstatt dass ich also auf der Baustelle von Quadratmeter zu Quadratmeter gehe und dann gucke, ob die DIN 18202 richtig ist, gehe ich einfach bei uns in die Software legen, geht der Netz drüber, kriegt das Ergebnis angezeigt und fertig. Und dann können wir eben auch in die Zukunft gucken. Also normalerweise gucke ich eben BIM-Modell heute gegen Scan von heute und sehe, wo gibt es heute Abweichung. Aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, was passiert eigentlich morgen. Und ist mein Stand heute, wird der mir Probleme morgen geben. Also was wir jetzt auf den Bildern sehen, ist eine Situation, wo Durchbrüche fehlen. Mit der normalen Analyse sehe ich, naja okay, Durchbruch fehlt, muss noch gemacht werden. Aber viel interessanter ist doch zu wissen, was ist eigentlich die Konsequenz. Und mit der Funktion kann ich eben sehen, naja gut, die Konsequenz ist hier, wenn ein Rohr durch die Wand, der Durchbruch fehlt, kann mich dann eben entscheiden, wie gehe ich mit der Sache weiter um. Die gleiche Funktion können wir auch verwenden in Bestandsgebäuden, wenn ich im Bestand baue. Normalerweise, wenn ich im Bestand baue, muss ich eben das Gebäude nachmodellieren, das existierende Gebäude und auf Basis des Modells erstelle ich dann ein neues Design. Mit der Funktion hier kann ich mir das sparen. Mit der Funktion hier kann ich mein neues Design gegen die Scans des existierenden Modells laufen lassen. Das heißt, ich kann das schon relativ früh gucken, passt mein neues Design in mein existierendes Gebäude ohne dass ich alles akribisch genau nachmodellieren muss. Gut, wie gesagt, wir machen das nicht seit gestern, sondern wir sind jetzt mit der Lösung schon seit 2018 am Markt und haben uns so geguckt, was sind so die typischen Abweichungen, die wir über Ländergrenzen hinweg sehen. Und Aussparung rechts unten, wie gesagt, das finden wir auf jeder Baustelle. Entweder fehlen sie ganz oder aber sie haben die falsche Form, falsche Größe oder falsche Position. So was ist für unseren Algorithmus kein Problem, wird automatisch entdeckt. Dann haben wir hier Beispiele aus England, links unten Brandschutz. Brandschutz ist äußerst wichtig und da gibt es verschiedene Bestimmungen, die mir sagen, naja, ich habe einen Durchbruch und durch den Durchbruch muss irgendwas durch. Allerdings diese technischen Führung, die da durch müssen, müssen halt mindestens Abstand haben zu dieser Durchbruchswand, damit ich genug Branddämmung da reinbringen. Und wenn das nicht der Fall ist, also so wie wir hier links unten sehen, es soll den 50 mm Abstand haben, es ist aber nur 9 mm, dann zeigt unser Algorithmus das an. Das kann ich eben hier eingreifen, bevor ich das unentdeckt behalte und mir später bei der Gebäude abnahmes Gebäude nicht durchgeht, weil der Brandschutz nicht eingehalten wurde. Andere Sachen wie rotierte oder leicht schreckstellende tragende Stützen sind für das System auch kein Problem, sowas im Rohbau zu finden. Oder aber, was auch häufig vorkommt, ist die Situation rechts oben. Ich habe eine Dämmschutzwand mit vielen Ständern, diese Ständer werden allerdings nicht modelliert, weil es zu viel Arbeit ist. Und wenn dann auf der Baustelle diese Ständer eingebaut werden und es kollidiert mit einem anderen Gewerk, was normalerweise auf der Baustelle passiert ist, irgendjemand schneidet den Ständer gerade durch, setzt sein Gewerk dahin, macht die Wand zu, fertig. Wenn das ein, zwei Mal passiert, sagt wahrscheinlich keiner was. Wenn das mir das zehn Mal passiert und es passiert wahrscheinlich mehr als zehn Mal, dann übernehmen halt Firmen wie Knopf Insulation dafür keine Verantwortung mehr und dann habe ich ein richtiges Problem. Mit unserer Software können wir das entdecken, bevor es passiert. Das heißt, da kann ich einschreiten, bevor mir irgendjemand meine Ständer durchschneidet. Dann gibt es eine Studie von McKinsey, die sagt, na ja, pro Abweichung, die ich finde oder pro Fehler, den ich vermeide, spart mir das 17.000 Euro. Jetzt haben wir uns mal über die letzten Jahre hingesetzt, mit unseren Gründen geguckt, stimmen die 17.000 Euro und wir kommen auf etwa 13.000 Euro. Das heißt, wir sind ein bisschen konservative, wahrscheinlich ein bisschen näher an der Realität. Aber das Interessante ist, wir bewegen uns im gleichen Bereich. Das heißt, jede Abweichung, die ich verhindern kann, hat ein enormes Kostenpotenzial. Umso früher ich Abweichung finde, umso günstiger wird es, umso später mir das Zeug auf die Füße fällt, umso teurer wird es. Das heißt, damit kann ich früher ansetzen, um einfach zu gucken, dass meine Baustelle und mein Projekt ruhig und sicher läuft. Aber es geht nicht immer darum Sachen vor Ort. Manchmal sind Sachen, die zwar vor Ort anders laufen, sind aber kein Problem. Aber ich möchte es zurück in mein Bimodell bekommen, weil das Bimodell mein Bauplan soll jedem Nachfolgen zeigen, was auf der Baustelle passiert. Das heißt, in so einem Fall, wir sehen jetzt diese Stütze rechts oben, die ist nicht da gebaut, wo sie geplant war. Aber ich würde jetzt nicht auf die Baustelle gehen und die Stütze einreißen, um sie nochmal an die richtige Stelle zu setzen. In dem Fall, dadurch, dass unser Algorithmus weiß, wo steht das Objekt in der Realität? Wo steht es im Plan? Können wir auf den Knopf drücken und das BIM-Objekt wird an die Stelle verschoben, wo es in der Realität steht. Ich kann es als IFC-Speichern exportieren. Ich kann dadurch quasi mein BIM-Update-Verfahren ziemlich schnell machen und es gibt keine Entschuldigung mehr, veraltete BIM-Modelle zu haben. Die Idee, wie gesagt, wir kommen aus Garninavien, wo es so etwas durch den ganzen Lebenszyklus eingesetzt wird. Die Idee ist, dass mein BIM-Modell aus der Planung im Bau verwendet werden kann und aus dem Bau im Facility-Management hinterher, ohne dass ich jetzt Wochen verbringen, nachzumodellieren. Die ganze Sache zusammengefasst. Es ist eine Online-Plattform, das heißt, ich brauche nichts installieren. Das läuft. Ich lad meine BIM-Daten hoch, ich lad meine Scans hoch. Die kann ich vom Vermesser bekommen. Ich kann auch selber rausgehen. Wir haben eine Lösung, die es relativ einfach macht, dass ich zum Beispiel Werkstudenten rausschicken kann, die Scans zu machen. Dann landen die beide auf der Plattform und dann sitzt unser Algorithmus ein, vergleicht die beiden und dann muss der Nutzer entscheiden. Die Abweichung ist so drastisch, die muss vor Ort korrigiert werden. Wird dann per PCF kommuniziert, in andere CDEs zum Beispiel. Oder geht natürlich auch als PDF-Berichtes rauszulassen. Oder alternativ, die Abweichungen sind zwar da, sind aber kein Problem. Ich möchte ein BIM-Update machen. Dann mache ich dieses BIM-Update, speichere es als IFC und exportiere eben das von unserer Plattform. Das Onboarding dauert zwei Stunden. Das heißt, ich brauche nichts installieren. Das Onboarding geht schnell, habe relativ geringes Risiko und kann es von heute auf morgen ausprobieren in einem kleinen Projekt und dann eben sukzessive ausrollen. Das ist der Matuis.